Programme du Projet Long André

page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.

= Programme du projet =

Dans l'ordre:


 * échéance 30.9.2015: candidature au Prix_de_la_Ville_de_Renens_2015
 * assez avant le 4.11.2015: solliciter une subvention exceptionnelle de la part du fonds pour le développement durable de la Commune de Renens (nous a été suggéré)
 * Puisqu'une écrasante majorité des autoconstructeurs potentiels souhaitent une Assistance_électrique_du_Long_André, il s'agirait d'effectuer cette tâche (conception, préparation) et d'adapter tout le reste, en particulier le Matériel_pour_le_projet_Long_André. Par exemple, il est probable que le moyeu dynamo ne soit plus d'actualité (autant ne pas perdre de temps avec).
 * Finir le 1er jet du Contrat_d'autoconstruction_du_Projet_Long_André
 * Rassembler le montant nécessaire et commander le matériel
 * La 1ère chose à construire n'est pas des Long Andrés mais des BikeBenches. Le BikeBench est un gabarit pour créations à pédales, conçu et implémenté par Thomas Viebach de Werkstatt Lastenrad. Il est prévu d'en construire 3 d'un coup.
 * Construction documentée (notamment photos et "chrono") du prototype de Long André, dans des conditions les plus proches possible de l'atelier:
 * Opérations pré-atelier pour 4 Long Andrés (env. 8h) et les "pré-prototypes"


 * Atelier (10 x 3 h), y-c. essais
 * Corrections du programme de l'atelier
 * Finir Documents_complémentaires_du_Projet_Long_André
 * "Atelier d'essai" avec 2 autoconstructeurs "tolérant les imprévus" (éventuellement avec rabais) + Léonard ou Marc (permet que si un véhicule est raté, les 2 autoconstructeurs rentrent avec un véhicule chacun):
 * Session préalable sans opérations pré-atelier (2 h au lieu de 5 h)
 * Atelier (10 x 3 h), y-c. essais
 * développer un protocole de contrôle qualité
 * Corrections du programme de l'atelier
 * Passage à un "régime normal" d'ateliers, avec 3 ou 6 autoconstructeurs. Un atelier est constitué de:
 * Session préalable (5 h)
 * Atelier (10 x 3 h), y-c. essais

To Do List
pas exhaustive


 * Prix_de_la_Ville_de_Renens_2015
 * aspects techniques assez prioritaires:
 * Assistance_électrique_du_Long_André
 * Peinture/revêtement du cadre
 * freinage: aspect performance requise:
 * OETV annexe 7
 * ISO 4210-4
 * régler la question des panneaux
 * contacter:
 * Obst&Gemüse (hello@obstundgemuese.org): liste du matériel souhaité
 * Fuchs-Movesa: demande d'offre à travers Daniel Genoud
 * cintreurs
 * clarifier Financement_du_Projet_Long_André
 * faire en sorte d'être considérés "concessionnaire agréé" pour les subventions, en particulier celles à l'achat de vélos électriques
 * sites à consulter:
 * http://www.mobilitaetsdurchblick.ch/nc/fr/online-check/onlinecheck3/Household/new.html

Dessin/CAD/géométrie
Mettre en place une méthode de planification de la géométrie de chaque Long André.

Logiciel RattleCAD:
 * une discussion est en cours avec Manfred Rosenberger, le créateur de RattleCAD. la création d'un template de vélo de transport n'est pour le moment pas prévue puisque le temps de travail requis serait dans les 150 h.
 * une utilisation envisagée de RattleCAD est le dessin de la géométrie du cadre récupéré, puis l'export du fichier (SVG ou DXF par exemple), puis le dessin avec un autre logiciel de l'extension. Exemple: ce dessin qui apparemment est le fruit d'une combinaison avec le logiciel payant Rhino.

Autres logiciels, notamment les suivants: à considérer
 * AutoCAD: plusieurs personnes en relation avec le projet sont au bénéfice de licences étudiant
 * SolidWorks: question de la licence à résoudre
 * Rhino: il est possible qu'UCmakerspace ait une/des licence(s)
 * FreeCAD: si quelqu'un arrive à l'utiliser...

Prix de la Ville de Renens 2015
liens:
 * renens.ch
 * ateliersvdr.ch
 * formulaire de candidature préalable

extrait de l'email de Carmelo:

"Ainsi, en tant que société, association ou collectif vous êtes cordialement invités d'ici au 30.09.2015 à concourir pour obtenir l'un des trois prix suivants :


 * 1er prix de CHF 5'000.- pour le projet au plus gros potentiel
 * Prix d'encouragement de CHF 3'000.- donné à un projet ou une entreprise de moins de 2 ans d'existence pour l'encourager à persévérer
 * Prix coup de coeur du jury de CHF 2'000.-

Le jury est présidé par un membre du conseil de Fondation des Ateliers de la ville et se compose de représentants de chaque parti siégeant au conseil municipal. Ce jury sélectionnera 6-8 finalistes d'ici au 15.10 qui seront ensuite auditionnés.Les prix seront décernés lors de la soirée municipalité-entreprise du 17.11.2015 ? la salle Ikea de l'ECAL, soirée qui marquera le début de la semaine entrepreneuriale 2015: www.semaine-entrepreneuriale.com"

Rubriques
Rubriques à remplir dans le formulaire de candidature préalable:

Essais
Comme spécifié ici:


 * 1) [lâcher de l'avant du cadre, inspiré de ISO 4210-6 §4.2] sans roue arrière, avec l'axe de la roue arrière maintenu (libre en rotation) par un BikeBench et avec les masses spécifiées plus loin: soulever la roue avant d'une hauteur de 200 mm puis lâcher. Masses:
 * 2) M_1 = 50 kg, Position: à la place de la selle, à une distance d = 75 mm du bord du tube de selle
 * 3) M_2 = 10 kg, Position: à la place de la potence
 * 4) M_3 = 30 kg, Position: à la place du pédalier
 * 5) M_4 = charge admissible (p. ex. 150 kg), Position: milieu de la surface de chargement
 * 6) [choc frontal, inspiré de ISO 4210-6 §4.1]  "collision" frontale contre une bordure de trottoir à 5 m/s et à pleine charge
 * 7) [essai avec bosses, inspiré de ISO 4210-3 §4.3] trajet de > 1 km à pleine charge, avec notamment un pseudo-équivalent à 75 passages à 7 m/s sur des planches de hauteur 25 mm (avec chanfrein 12 mm) et de largeur 50 mm, espacées de 2 m (ce qui vient après la première virgule est proposé par Annex C (informative) de EN 14764, qui est remplacée par ISO 4210)
 * 8) [freinage, inspiré de ISO 4210-4] ce qui concerne le freinage, qui n'a pas encore été traité
 * 9) [essai de durée, inspiré de ISO 4210-3 Annexe A] utilisation de 6 h à env. 8 km/h (à cumuler sur plusieurs étapes!) sans que les composants se détachent ou se désalignent

L'ordre prévu est celui présenté ci-dessus.

Essai 1 lâcher de l'avant du cadre
L'essai 1 [lâcher de l'avant du cadre] devrait être effectué avec un minimum de composants assemblés, pour éviter de passer trop de temps à construire quelque chose de pas assez solide. Evidemment, en cas de défaillance, des modifications doivent être apportées jusqu'à réussite de l'essai sans défaillance. Ce principe (procéder à l'essai le plus tôt possible) est applicable avec différentes intensités, entre:


 * les premiers véhicules (application "intense") et
 * les véhicules autoconstruits lors des ateliers (application moins intense étant donné qu'une méthode jugée satisfaisante est reproduite).

Ainsi, avant même la fabrication du prototype, un "pré-prototype" devrait être construit:
 * sans cadre
 * avec tube inférieur (peut-être extra-long là où devrait être le cadre)
 * avec sa prolongation montante et son renfort
 * avec le tube de direction court
 * avec la fourche et la roue avant.

version pré-16.9.2015: Ce pré-prototype serait alors soumis à l'essai 1. Compte tenu des risques qu'ils soient détruits, les composants constituant le pré-prototype devraient être disponibles en plus et indépendamment du matériel nécessaire aux prototype et 3 véhicule du premier atelier. Ainsi, on commanderait les composants précités 6 fois au lieu de 4, permettant la défaillance d'un pré-prototype et le succès d'un autre pré-prototype.

version post-16.9.2015: Seul l'acier est prévu en plus pour les pré-prototypes (70 CHF). Les composants (>900 CHF pour 2 de chaque) seront empruntés au prototype en espérant qu'ils ne cassent pas.

Le prototype, ainsi que tous les véhicules autoconstruits, seraient soumis à l'essai 1 [lâcher de l'avant du cadre] dès que l'étape de fabrication "soudures" juste après "premiers ajouts" est effectuée, i.e. avant "direction".

Essais 2 et suivants
Les essais 2 et suivants ne peuvent être effectués qu'à partir du moment que le véhicule est "roulable", i.e. dès que l'étape de fabrication "soudures" juste après "direction" est effectuée, i.e. avant la fabrication de la surface de chargement. Il est aussi nécessaire de monter les composants tels que transmission, etc. Les essais 2 [choc frontal] et 3 [essai avec bosses] sont alors effectués.

Etant donné que la surface de chargement est aussi sollicitée (et testée) lors de l'essai 3 [essai avec bosses], il conviendrait de le réeffectuer une (dernière) fois un fois que la surface de chargement est présente et avant que la peinture soit appliquée. Il devrait être judicieux de procéder aux essais 4 [freinage] au même moment.

Sachant que les essais précédents auront probablement déjà permis de corriger ce qui devrait l'être, le risque pourrait être pris de procéder à l'essai 5 [essai de durée] quand on en aura le temps et de lancer la production avant de l'avoir terminé. Si malgré tout l'essai 5 révèle des défauts, ils doivent être corrigés.

Mesures à prendre si les résultats sont insuffisants

 * rupture d'une soudure: mieux souder ou mieux concevoir l'assemblage (p. ex. renforts)...
 * si c'est un profil (p. ex. tube inférieur rectangulaire 60 x 40 x 2 mm) qui casse, ce qui est a priori moins probable que la rupture d'une soudure: explorer la voie du traitement thermique de certaines pièces, éventuellement en passant par l'une de ces entreprises.

Freinage
OETV annexe 7

3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales

31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement

311    Dispositions générales

311.1   

La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. [...] On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite. [...]

311.2    Vitesse d'essai

Pour le contrôle du frein de service, [...] le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.

315    Cyclomoteurs et cycles

La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
 * pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2
 * pour un frein 2,0 m/s2

ISO 4210 (parties 2 et 4)

Maximum corrected braking distance:
 * Dry, 25 km/h
 * Both brakes in use: 7 m
 * Rear brake in use only: 15 m
 * Wet, 16 km/h
 * Both brakes in use: 5 m
 * Rear brake in use only: 10 m

= Programme / diagramme de Gantt d'un atelier  =

Versions:


 * version originale (Werkstatt Lastenrad Allemagne): 24*3 h = 72 h
 * version rennanaise actuelle (sans opérations pré-atelier): PDF, source TeX: 10*3 h (+session pré-atelier ~5 h) = 30(+5) h

L'acquisition des composants ne se fera a priori pas par les autoconstructeurs (ils peuvent y participer mais ils deviendraient alors plutôt des "contributeurs"...).

Rappel: lien vers la documentation de la fabrication même

Contrôle qualité
[à décrire ici]

idée: sous-traiter par une personne/entité indépendante

cf. paragraphe correspondant dans le contrat d'autoconstruction

= Opérations effectuées séparément des ateliers =

Il est prévu que certaines opérations soient effectuées par les autoconstructeurs-trices lors de la session préalable... Cette modification devrait permettre de gagner en temps global, en qualité ainsi qu'en durée de l'atelier d'autoconstruction.
 * non pas "tout le monde la même chose, chacun-e pour son véhicule", mais
 * "une opération répétée pour les véhicules de tout le monde, effectuée par une seule personne".

Un éventuel inconvénient consiste en la réduction de part d'autoconstruction (moins de charme, moins de fierté). Outre les avantages précités, il convient de réaliser que même selon la méthode originale "complète", le matériel initial est le fruit d'un travail préalable considérable (à commencer par l'extraction du minerai par exemple...).

Potentiellement, il pourrait y avoir des "opérations effectuées séparément des ateliers" avant et après les ateliers. Dans la pratique cependant, il s'agit pour le moment exclusivement d'opérations "pré-atelier".

Les opérations pré-atelier devraient principalement se résumer (à de la logistique et) à de l'usinage. L'atelier, quant à lui, devrait principalement se résumer à de l'assemblage, y compris soudage, ainsi qu'à de l'usinage qui n'est pas vite fait de manière répétée

Opérations pré-atelier
Il s'agit d'opérations a priori confiées aux autoconstructeurs lors de la session préalable. Ainsi, l'acquisition du matériel n'en fait pas partie (fait partie de l'atelier selon le programme original de Werkstatt Lastenrad). Pour un "batch" de 3 à 4 Long Andrés, les opérations préalables devraient être accomplissables en <3h par un groupe de 3 autoconstructeurs performants et encadrés.

= Session préalable =

"0ème" session (une bonne demi-journée, facturée une centaine de CHF, sans engagement, obligatoire pour la suite), dont le programme devrait être le suivant:

Avant la session préalable
Avant la session préalable, prise de connaissance d'une documentation à définir (remplace cours théorique):
 * sécurité au guidon (document à créer, cf. Documents_complémentaires_du_Projet_Long_André)
 * programme de l'atelier:
 * diagramme de Gantt
 * description de la fabrication
 * Contrat_d'autoconstruction_du_Projet_Long_André
 * entretien et maintenance, permettant notamment l'optimisation des performances (document à créer, cf. Documents_complémentaires_du_Projet_Long_André)

Lors de la session préalable

 * 0,5 h: briefing sur la sécurité en atelier (cours sécurité UCmakerspace)
 * 1 h: exercices (a priori de soudage principalement)
 * 2,5-3 h: opérations pré-atelier
 * 0,5 h: petit questionnaire sur la documentation mentionnée plus haut, avec ou sans conséquences sur la suite des activité
 * signature ou pas du Contrat_d'autoconstruction_du_Projet_Long_André

Il est envisageable de trouver une combine pour se faire financer des efforts de sécurité routière par le Fond de Sécurité Routière (formulaire).